Zamek w Kórniku. |Dziennik Budowy Nr 1-7. - Gibasiewicz Stanisław (1904-1986); Trawczyński Stanisław; Urbański J.; Wojciechowski Franciszek (1947)
Dzienniki budowy (7 wol.) zawierające wpisy dotyczące remontu Zamku w Kórniku od 24.10.1947 r. do 17.07.1948 r. Wpisy dotyczą prac w przyziemiach oraz na piętrach zamku. I, II piętro i poddasze; m.in. informacje o zakładaniu plomb w pokojach zamkowych; rozbiórka szafy na I p. [s. 9]; rozbiórki podłóg, ponowne ułożenie podłóg; zakładanie kotew. Przyziemia - palowanie; pojawiają się informacje o natrafieniu na „przeszkody” (pale drewniane, „fundamenty drewniane” przy palu nr 31 [s.19], kamienie); betonowanie fundamentów, betonowanie otworów.
W zeszytach szkice, tabele: przed s. 47 wpięty rysunek-rzut, Połączenie blachownicy z kotwą Nr 9, 8 XII 1947 r.; przed s. 56 wpięta karta: Zestawienie kotwic Kórnik Zamek, 3 I 1948; przed s. 78, Szkic rozebranych łęków przy palach 51-61; szkic oszczepu (s. 109, 110, 112), szkic połączenia pala 42 z płytą żelbetową (s. 115).
7 woluminów; numeracja ciągła; potrójna numeracja (poszyty zawierają strony główne i po 2 kalki).
Pol.
Keywords: Kórnik; Zamek w Kórniku - sprawy budowlane; Zamek w Kórniku - fundamenty; Ballenstedt Lucjan -- (1881-1958); Zamek w Kórniku - podpalowanie; Zamek w Kórniku - remonty; Budynki; Majętność Kórnicka |Archiwum gospodarcze 1945-1953